%%% ============================================================================
%%% 文件内容：悬臂施工要点
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  %%%--------------------------------------------------------------------------
  %%% 墩顶段梁段的施工
  %%%--------------------------------------------------------------------------
  \item 墩顶梁段施工时宜采用设计提供的墩梁临时固结措施，也可根据施工单位经验自行设计临时固结措施，但必须对临时固结措施的合理性、安全性及解除时间进行理论分析与计算，确定合理的施工工序和参数，施工期间应对临时固结情况进行检查，发现异常时应及时进行处理。
  \item 位于临时锚固垫块顶面的墩顶以及与箱梁接触的垫块顶面，必须抹浆刮平，在浇筑垫块和箱梁混凝土前，先在墩顶面与垫块顶面涂抹隔离剂，以便拆除临时锚固垫块。临时锚固垫块顶、底面不得填塞任何其它物质，以保证各接触面的平整。
  \item 墩顶 0 号梁段拟从承台顶搭支架施工，支架应认真设计验算，且需进行预压，预压要求参考 \ref{subsec:混凝土施工要点}~节第~\ref{lst:支架要点}~条施工要求。确保安全和消除非弹性变形，并按实测的弹性变形量和施工控制要求，确定立模标高。
  \item 墩顶 0 号梁段混凝土应一次浇筑完成，当一次浇筑完成难以保证质量时，可沿高度方向分两次浇筑，但应将两次浇筑混凝土的龄期差控制在 \qty{7}{d} 以内。鉴于箱梁墩顶块件体积较大，预应力管道及钢筋密集，施工中应确保预应力管道定位准确，注意混凝土的震捣密实，确保混凝土的施工质量。浇筑混凝土应采取减少水化热的有效措施，避免发生温度收缩裂缝。
  %%%--------------------------------------------------------------------------
  %%% 悬臂节段施工要求
  %%%--------------------------------------------------------------------------
  \item 各悬臂施工梁段应一次浇筑完成，无论在浇筑阶段、挂篮移动或拆除阶段，均需保持对称平衡施工，严禁进行不平衡施工。
  \item 各梁段悬浇过程中，应严格控制浇筑箱梁梁段混凝土的超方，任何梁段实际浇筑的混凝土的重量不得超过该梁段理论重量的 3\%，箱梁顶板顶面浇筑混凝土的不平整度不得大于 \qty{5}{mm}；箱梁底板厚度亦应予以严格控制。
  \item 在悬臂节段浇筑过程中，应跟踪监测高程变化情况，并应与理论计算值进行比较分析，确定下一施工梁段的立模高程。当已施工梁段前端高程偏差较大时，应分次逐步调整待施工梁段前端模板高程。
  \item 悬臂节段混凝土预应力张拉时，混凝土强度及弹性模量不应低于设计值的 90\%，混凝土的龄期不应低于 \qty{7}{d}。
  \item 悬臂节段混凝土预应力张拉时，竖向和横向预应力可滞后于纵向预应力张拉，但不得滞后 3 个以上悬臂节段。
  \item 悬臂节段横向预应力应在梁体两侧交替单端张拉，并应按从已施工端向悬臂端的顺序进行，每一节段悬臂端的最后一根横向预应力束（筋），应在下一节段横向预应力束（筋）张拉时进行张拉。
  %%%--------------------------------------------------------------------------
  %%% 支架现浇段施工要求
  %%%--------------------------------------------------------------------------
  \item 边跨支座现浇段宜采用支架现浇施工，支架应经过设计计算，并且应具有足够的强度、刚度和稳定性。底模安装完成后应对支座进行预压。
  %%%--------------------------------------------------------------------------
  %%% 合龙施工要求
  %%%--------------------------------------------------------------------------
  \item 全桥箱梁合龙应由边跨至中跨对称进行，即先两边跨合龙，再中跨合龙。
  \item 边跨合龙段采用支架上合龙的方式，中孔合龙段采用吊架施工方法。
  \item 合龙段的主要施工步骤：
  \begin{enumerate}
    \item 后移和拆除悬臂施工挂篮。
    \item 上合龙吊架（边跨合龙段为搭设合龙段支架）和在悬臂端加配重（如水箱），合龙段两侧水箱的容水重量，相当于合龙段所浇筑的混凝土重量。
    \item 立模、绑扎钢筋和预应力管道，选择当天最低的温度时段锁定劲性骨架，张拉合龙段钢束。合龙段劲性骨架要求焊接迅速完成，并形成刚接，焊接时在预埋件周围浇水降温，避免烧伤混凝土。
    \item 随即浇筑合龙段混凝土，同时水箱保持同步等重放水，以保持悬臂端的稳定。
    \item 混凝土强度达到 90\% 后，张拉合龙段底板钢束。张拉应按先长束后短束的顺序张拉，并均匀对称进行。
  \end{enumerate}
  \item 合龙施工前应对梁段悬臂梁段的轴线、高程和梁长受温度影响的偏移值进行观测，并根据实际观测值进行合龙的施工计算，确定准确的合龙温度、合龙时间及合龙程序。
  \item 跨中合龙段混凝土未达到设计强度的 90\% 及合龙束张拉之前，不得在跨中范围内堆放重物或行走施工机具。
  \item 临时固结解除过程中，应观测各梁段的高程变化，如有异常情况，应立即停止作业，找出原因。
  \item 临时固结解除过程中不得损坏墩身，支座垫石及箱梁混凝土。
\end{enumerate}
